L'alta velocità in Catalogna rappresenta un nuovo ritardo. Il collegamento dell'AVE tra Barcellona e Figueres non entrerà in servizio almeno fino al terzo trimestre del 2013, quasi un anno dopo l'ultimo calendario previsto dal Ministero della Promozione. Il segretario del Territorio e della Mobilità della Generalitat, Damià Calvet, ha spiegato ieri a Girona che questo nuovo ritardo è dovuto al fatto che sono in procinto i lavori di posa del binario tra la Sagrera, a Barcellona, e Mollet del Vallès (Vallès Orientale), e manca di attrezzare gli impianti della stazione provvisoria dell'AVE a Girona. Il ministero della Promozione, che aveva previsto l'entrata in funzione di questo tratto nel prossimo mese di dicembre, è stato incaricato di comunicare al governo della Generalitat l'inosservanza del calendario delle opere. Calvet ha assicurato che è già stato messo in atto tutto quanto è stato fatto in modo che questi due progetti, che costeranno 33 milioni di euro, si licitano. Il posizionamento di binario tra la Sagrera e Mollet ha un bilancio di tre milioni di euro e il termine di esecuzione sarà di 10 mesi, e i lavori per attrezzare i marciapiedi della stazione provvisoria di Girona da 16 mesi.
Promozione non ha offerto i lavori e ha già comunicato alla Generalitat la nuova violazione del calendario