I problemi di Sacyr per realizzare le opere di ampliamento del canale di Panama dal bilancio concordato non sembrano sorprendere gli osservatori nel settore. Dal momento che la costruzione del terzo gioco di chiuse è stata aggiudicata, nel 2009, con un'offerta che era inferiore di oltre un miliardo di dollari alla seguente proposta, ci sono stati dubbi sulla possibilità di portare a buon fine l'opera entro i termini previsti. I costruttori sono caduti troppe volte nella tentazione di presentare offerte molto basse con la speranza di ottenere redditività attraverso modifiche e estensioni; gli imprevisti e le contingenze sono comuni in opere di grande portata, ma che il consorzio internazionale guidato da Sacyr presente sui costi di più del 50% del bilancio iniziale, ma suggerisce un grave errore di calcolo da parte del gruppo costruttore, presieduto allora da Luis del Rivero. I cavi ottenuti da Wikileaks già mostrano che i rivali sull'offerta e fino al governo panameno che in realtà avevano dubbi sul progetto.
L'arresto del progetto di ampliamento del canale rivela gravi errori di calcolo di Sacyr