L'ingegnere responsabile del salvataggio dei 33 minatori intrappolati in Cile, René Aguilar, ha dichiarato che i progressi compiuti nei lavori di perforazione, che avanzano ad un ritmo normale, permettono di sperare che il salvataggio si protragga fino a novembre, un mese prima della data inizialmente balzata, secondo quanto riferisce la catena britannica BBC. "Speriamo che dovremmo essere arrivati nei primi giorni di novembre" ha annunciato Aguilar, che ha anche spiegato che la perforatrice Strata 950, macchina da cui dipende il cosiddetto Piano A, ha già scavato 368 metri di profondità, del totale di 700 metri a cui i lavoratori rimangono da 41 giorni congelati. Dopo la ripresa delle perforazioni, paralizzate la settimana scorsa da una falla in una delle sonde e la riparazione della seconda macchina, una delle perforatrici è progredita nelle ultime ore cento metri. Aguilar ha informato che questo fine settimana deve essere raggiunto al laboratorio meccanico della miniera, a 630 metri di profondità, da dove i minatori potranno anche collaborare nelle faene rimovimentando con le macchine che sono a disposizione della roccia.
La squadra di soccorso, che è già riuscita a scavare 368 metri, anticipa in un mese la data in cui arriveranno ai 33 intrappolati